Trung tâm VH-TT&TT thị xã Ba Đồn

https://badontv.vn

Bí thư Thị ủy Ba Đồn làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất về tiến độ các dự án đầu tư công

Sáng ngày 19/8, đồng chí Trương An Ninh –UVTV Tỉnh ủy-Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất về tiến độ các dự án đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã Ba Đồn năm 2022; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn An Bình-UVTV-Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; đồng chí Trần Thanh Hưng-ThUV-Trưởng Ban Dân vận Thị ủy; đồng chí Nguyễn Văn Ninh-ThUV-Phó Chủ tịch UBND thị xã và lãnh đạo các phòng, ban liên quan.
Toàn cảnh buổi làm việc.
     Theo báo cáo tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Ba Đồn, năm 2022 thị xã có 04 dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách Trung ương với tổng mức đầu tư 355 tỷ đồng và 11 dự án nguồn ngân sách tỉnh (gồm 04 dự án đang thực hiện đầu tư và 07 dự án chuẩn bị đầu tư). 04 dự án nguồn ngân sách Trung ương gồm: Dự án Hạ tầng các tuyến nối từ Quốc lộ 12A phường Quảng Phong đi phường Quảng Long và kết nối đường đi trung tâm huyện Quảng Trạch (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng; dự án Hạ tầng tuyến đường từ cầu Quảng Hải kết nối các tuyến trục chính qua các xã vùng Nam thị xã (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng; dự án cải tạo, sữa chữa nâng cấp hạ tầng tuyến đường tỉnh lộ 559 đoạn từ xã Quảng Lộc đi xã Quảng Tiên với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng; dự án thành phần 3 gồm nâng cấp sửa chữa hệ thống đê, đập Hói Trường, thị xã Ba Đồn thuộc Dự án sửa chữa nâng cấp các hồ, đập xung yếu tỉnh Quảng Bình.
    Trên địa bàn thị xã cũng đang thực hiện 05 dự án nguồn ngân sách tỉnh và thị xã với tổng mức đầu tư 248 tỷ đồng gồm: dự án cầu và đường hai đầu cầu từ xã Quảng Lộc đi trung tâm cụm các xã vùng Nam; dự án đường chống ngập lụt kết hợp kè chống sạt lở từ xã Quảng Minh đi xã Quảng Văn; dự án gia cố khắc phục khẩn cấp tuyến đê kè Hữu Gianh, đoạn qua xã Quảng Trung và xã Quảng Tiên; dự án tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam; dự án cầu qua thôn Cồn Nâm, xã Quảng Minh thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi trồng thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá thị xã Ba Đồn, từ ngồn vốn hỗ trợ Formosa. Hiện thị xã có 07 dự án đầu tư công đang khảo sát lập dự án với tổng mức đầu tư 286 tỷ đồng.
     Đến nay, một số dự án đã được triển khai thực hiện cơ bản đáp ứng theo tiến độ yêu cầu và đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn có một số khó khăn, vướng mắc dẫn đến tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm; việc giải ngân vốn đầu tư công một số công trình, dự án chậm so với kế hoạch...
     Tại buổi làm việc, đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án như: khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và công tác kiểm đếm sơ bộ ở một số công trình, dự án; việc phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các dự án chưa được chặt chẽ...Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra các kiến nghị, đề xuất và các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trong thời gian tới.
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh phát biểu kết luận tại buổi làm việc
     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương An Ninh –UVTV Tỉnh ủy-Bí thư Thị ủy đánh giá cao sự nỗ lực của các ban, ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện các dự án. Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm so với tiến độ và kịch bản giải ngân đã đề ra; còn nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác kiểm đếm sơ bộ...Đồng chi Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Thị xã Ba Đồn là đô thị phía Bắc của Tỉnh Quảng Bình, vì vậy mà các công trình trọng điểm của thị xã được đầu tư xây dựng nhằm tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn thị xã có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thị xã. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các ban, ngành liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các công trình, dự án đảm bảo theo kế hoạch, tiến độ đề ra; tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban liên quan trong giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; các phòng, ban của UBND thị xã cần rút ngắn các thủ tục giải quyết để tạo thuận lợi nhất trong giải quyết hồ sơ; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất cần có sự phân công, phân nhiệm trong lãnh đạo đơn vị để bám sát các dự án; trong công tác giải phóng mặt bằng cần bám sát theo quy định, phối hợp giữa các lực lượng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tốt hơn công tác giải phóng mặt bằng...     

Tác giả bài viết: Lệ Hằng - Hồng Sâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây