Trung tâm VH-TT&TT thị xã Ba Đồn

https://badontv.vn

Gắn trách nhiệm người đứng đầu mỗi địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án.

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương An Ninh-UVTV Tỉnh ủy- Bí thư Thị ủy Ba Đồn trong buổi làm việc với các ban, ngành và địa phương về công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Ba Đồn vào sáng ngày 14/6.
Toàn cảnh buổi làm việc.
    Trên địa bàn thị xã Ba Đồn, hiện có 06 công trình trọng điểm đang triển khai thực hiện nhưng chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Cụ thể là các dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (Dự án thành phần Vũng Áng - Bùng) đoạn đi qua thị xã Ba Đồn; Nhà thi đấu đa năng và các công trình phụ trợ, thị xã Ba Đồn (Đợt 1); Dự án thành phần 1- Đầu tư xây dựng QL12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn thuộc dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp QL12 đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh; Dự án xây dựng Quảng trường biển thị xã Ba Đồn; Dự án thành phần 1 Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cầu kết hợp đường 2 đầu cầu qua thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn.
Hầu hết các dự án quan trọng đang triển khai trên đều gặp các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, xác nhận tỷ lệ phần trăm diện tích bị thu hồi... làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công theo kế hoạch.
     Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan tập trung thảo luận về tình hình thực hiện các dự án, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã. Đồng thời, đề xuất giải pháp cụ thể để tháo gỡ, xử lý các khó khăn vướng mắc đó.
     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến việc giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa hiệu quả là do cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện giải phóng mặt bằng vẫn còn e dè, thiếu trách nhiệm; sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, các phòng ban chuyên môn và UBND các cấp chưa chặt chẽ; công tác chỉ đạo điều hành thiếu sâu sát, quyết liệt; một số cơ chế chính sách chưa sát với thực tế, khó áp dụng; công tác quản lý và sử dụng cán bộ chưa hiệu quả.
Để đảm bảo tiến độ các dự án, giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị các đồng chí lãnh đạo từ cấp thị xã đến cấp xã, phường nâng cao trách nhiệm việc tổ chức trong nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, trước hết gắn trách nhiệm người đứng đầu của mỗi địa phương. Tăng cường sự phối hợp trong quá trình thực hiện; có kế hoạch, có lộ trình đảm bảo thực hiện dứt điểm từng khâu, từng việc với phương châm  “dễ làm trước, khó làm sau”; chủ động, linh hoạt trong xử lí các vấn đề phát sinh. Các phòng, ban, đơn vị liên quan cần phân công cụ thể cho từng cán bộ theo dõi, giám sát, nắm tình hình các dự án. Nghiên cứu thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng thị xã để thống nhất các phương án thực hiện phù hợp với từng dự án cụ thể.

Tác giả bài viết: Hồng Sâm - Hải Long

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây