Trung tâm VH-TT&TT thị xã Ba Đồn

https://badontv.vn

Khẩn trương , quyết liệt hơn nữa trong triển khai dự án cao tốc Bắc-Nam

Khẩn trương , quyết liệt hơn nữa trong triển khai dự án cao tốc Bắc-Nam
Chiều ngày 27/7, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình để rà soát tình hình triển khai dự án trong thời gian qua. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu đặt vấn đề tại cuộc họp.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu đặt vấn đề tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải (GTVT), đến thời điểm này, các ban Quản lý dự án đã hoàn thành công tác bàn giao mốc giải phóng mặt bằng (GPMB). UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện hoàn thành công tác trích đo hiện trường và Sở Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt 112,19km/125,86km đạt tỷ lệ 89,14%. Hội đồng GPMB các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành thông báo thu hồi đất và kiểm đếm tài sản trên đất đạt tỷ lệ gần 64%. 
 
Về phương án tái định cư, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã xác định được 871 hộ dân thuộc diện tái định cư, dự kiến bố trí 41 vị trí khu tái định cư với diện tích 85,8ha và số ngôi mộ phải di dời là 2.307 ngôi, dự kiến bố trí 14 vị trí, với diện tích là 65,2ha. Tuy nhiên, tiến độ đang còn chậm, nguyên nhân là do quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được phê duyệt và các địa phương chưa thống nhất về quy mô, diện tích các lô tái định cư… 
Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng, hiện tại hệ thống đường dây 500kV có 13 vị trí; đường dây 220kV có 9 vị trí; đường dây 110kV có 4 vị trí giao chéo với tuyến cao tốc và nhiều hệ thống đường dây diện trung thế, hạ thế; hệ thống viễn thông đang được cập nhật.
 
Bên cạnh đó, có 12 công trình hạ tầng như trụ sở UBND xã, trạm y tế, sân vận động, trường mầm non, chợ… thuộc thị xã Ba Đồn và 4 công trình hạ tầng như nhà văn hóa thôn, điểm trường mầm non, trường tiểu học... thuộc huyện Bố Trạch bị ảnh hưởng một phần hoặc toàn bộ.
Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải Phạm Văn Năm báo cáo tiến độ thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình.toàn giao thông và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.
Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải Phạm Văn Năm báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

Về các công trình xây dựng, cơi nới trong phạm vi dự án, thời gian qua không phát sinh thêm các hộ xây dựng cơi nới. Tuy nhiên, việc tháo dỡ các công trình xây dựng cơi nới đang diễn ra chậm, đặc biệt tại huyện Quảng Trạch chỉ có 20 hộ gia đình tự nguyện tháo dỡ, vẫn còn 49 hộ gia đình có công trình xây dựng cơi nới. Huyện Quảng Ninh còn 9 hộ và huyện Lệ Thủy còn 12 hộ.
 
Trên cơ sở rà soát tiến độ thực hiện dự án, các đơn vị, địa phương liên quan đã làm rõ thêm về một số khó khăn, vướng mắc trên thực tế, đồng thời cam kết tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến thu hồi đất, kiểm đếm tài sản, phương án tái định cư; đồng thời đề xuất các giải pháp để phối hợp chỉ đạo triển khai đảm bảo kế hoạch tiến độ dự án đã đề ra.
Đại diện Ban QLDA 6 (Bộ GTVT) báo cáo tình hình thực hiện dự án của đơn vị.
Đại diện Ban QLDA 6 (Bộ GTVT) báo cáo tình hình thực hiện dự án của đơn vị.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, hiện tại việc thực hiện một số nội dung của dự án đang vướng mắc, làm chậm tiến độ cần phải tập trung tháo gỡ.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Ban Quản lý dự án (Bộ GTVT) có ý kiến trả lời cho tỉnh trước ngày 30/7/2022 về GPMB đối với đất quốc phòng; cập nhật các số liệu liên quan đến dự án và diện tích chiếm qua địa phận của từng huyện, thị xã, thành phố; việc ảnh hưởng của xói lở trong mùa mưa lũ sau khi tuyến cao tốc triển khai đối với các hộ dân ở TX. Ba Đồn.
Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh Phạm Trung Đông phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh Phạm Trung Đông phát biểu tại cuộc họp.

Khẩn trương có ý kiến bằng văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc cắm mốc lộ giới, làm căn cứ để UBND các huyện, thị xã, thành phố làm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình hạ tầng như UBND xã, trường học, chợ, trạm y tế, khu sân thể thao xã; hoàn thiện các thủ tục để chuyển kinh phí GPMB cho các huyện triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ GPMB theo yêu cầu của Chính phủ.
 
Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, cần đẩy nhanh công tác cập nhật, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến 2030 để UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, làm căn cứ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện làm cơ sở lập dự án các khu tái định, khu nghĩa trang; giải quyết dứt điểm các trường hợp cơi nới, xây dựng công trình trái phép trong phạm vi dự án.
Đồng chí Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Huệ phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Huệ phát biểu tại cuộc họp

Rà soát, trình Sở Xây dựng thống nhất phương án cập nhật, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch chung,... đảm bảo tiến độ lập dự án các khu tái định. Mặt khác, đẩy nhanh công tác lập dự toán chi hoạt động của Hội đồng GPMB cấp huyện gửi Sở GTVT tổng hợp, làm cơ sở trình thẩm định, phê duyệt dự toán chi hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ để phối hợp với Ban Quản lý dự án, các huyện, thị xã, thành phố nắm tình hình, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện, không để phát sinh các điểm nóng, các vấn đề phức tạp, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung liên quan để đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận tại cuộc họp.

A.Tuấn
https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202207/khan-truong-quyet-liet-hon-nua-trong-trien-khai-du-an-cao-toc-bac-nam-2202331/

Nguồn tin: www.baoquangbinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây