Dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan: Đẩy nhanh tiến độ đảm bảo thi công cơ bản hoàn thành trước lũ chính vụ năm 2021.

Được biết, hiện nay Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ đảm bảo thi công cơ bản hoàn thành trước lũ chính vụ năm 2021 và thi công đảm bảo chất lượng công trình, khối lượng thực hiện đạt 71,9% so với giá trị hợp đồng.
Toàn cảnh đập Rào Nan đang thi công
Cụ thể, gói thầu chính của hạng mục đầu mối (Gói thầu số 26/XL-Xây dựng đập tràn, cống lấy nước và thiết bị cơ khí) có giá trị khối lượng thi công đã thực hiện được khoảng 146,5/203,746 tỷ đồng, đạt 71,9% so với giá trị hợp đồng.
Về hạng mục phụ trợ, gói thầu Xây dựng hạng mục đường tránh ngập 559B và di dời đường dây 22kV có khối lượng hoàn thành đạt 24,41% so với hợp đồng; Gói thầu Xây dựng hạng mục Nhà quản lý có khối lượng hoàn thành đạt 24,56% so với giá trị hợp đồng. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành chi trả đợt 1, đợt 2 và đợt 3 gồm mặt bằng đầu mối và bãi vật liệu, tuyến đường tránh ngập 559B (đợt 1) và phạm vi lòng hồ bị ngập lụt (đợt 1), với tổng giá trị 26,103 tỷ đồng.
Ông Trần Đình Vang- thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn cho biết: “Người dân chúng tôi nhất trí, đồng thuận cao với Dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan để đưa nguồn nước sinh hoạt đến với người dân toàn thị xã. Đồng thời, cảm thấy Dự án thi công tương đối bảo đảm, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân tương đối ổn định và thỏa đáng vì vậy chúng tôi đồng thuận rất cao”.
Ông Nguyễn Văn Chiến, thôn Tân Sơn, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn chia sẻ: “ Trong quá trình đo đạc, giải phóng mặt bằng của lòng hồ Rào Nan, người dân thôn Tân Sơn chúng tôi đã đồng tình, nhất trí cao với chương trình của Dự án. Tôi mong rằng công trình sớm được hoàn thành để phục vụ nguồn nước sinh hoạt cộng đồng cho người dân toàn thị xã”.
Theo kế hoạch đã đề ra, đối với phần xây dựng, phấn đấu thi công cơ bản hoàn thành hạng mục đầu mối công trình trước ngày 30/8/2021 và hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 10/2021. Về các hạng mục phụ trợ, Đường tránh ngập 559B và Di dời đường dây 22kV thực hiện hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 9/2021; Nhà quản lý hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 10/2021; hoàn thành di dời trạm bơm cấp nước thô trong tháng 12/2021.
Trao đổi với chúng tôi tại công trường, ông Đinh Anh Nam- Giám sát trưởng Dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan cho hay: “Hiện nay, nhà thầu đang tăng ca, tăng kíp và tận dụng thời gian thuận lợi để hoàn thành cơ bản thi công công trình đầu mối trước lũ chính vụ 2021, các công trình còn lại như hạng mục đường tránh ngập 559B và di dời đường dây 22kV; Nhà quản lý cũng đang triển khai xây dựng và phấn đấu hoàn thành trong năm 2021 để bàn giao đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, hiện nay Ban Quản lý Dự án đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng lòng hồ, đường 559 để hoàn thành trước mùa lũ 2021”.
Dù gặp không ít khó khăn, nhưng với nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị thực hiện, thi công trực tiếp ở công trình, sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ giải ngân thêm 102,585 tỷ đồng, nâng mức lũy kế giải ngân trong năm 2021 của toàn dự án đạt 205 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm.
Một số hình ảnh trên công trường:
Nhà thầu đang tăng ca, tăng kíp và tận dụng thời gian thuận lợi để hoàn thành cơ bản thi công công trình đầu mối trước lũ chính vụ 2021
Nhà thầu đang tăng ca, tăng kíp và tận dụng thời gian thuận lợi để hoàn thành cơ bản thi công công trình đầu mối trước lũ chính vụ 2021
một góc đập rào nan
Một góc đập Rào Nan
Xe chở đá để xây dựng đập rào nan
sông rào nan
Sông Rào Nan phía hạ lưu đập

 

Tác giả bài viết: Hải Long- Lan Anh