Trung tâm VH-TT&TT thị xã Ba Đồn

https://badontv.vn

Xuân trên công trường Hệ thống thủy lợi Rào Nan

Những ngày đầu năm mới Tân Sửu, từ ngày 16/2/2021 (mồng 5 tết) nhà thầu Sơn Hải đã tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị vật liệu, ra quân xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ Dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan.
Toàn cảnh thi công đập tràn thủy lợi Rào Nan
Có mặt tại công trường đập tràn thủy lợi Rào Nan những ngày đầu xuân,  chúng tôi cảm nhận rõ không khí làm việc khẩn trương trên công trường để bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình. Dáng dấp của công trình đang ngày càng hiện rõ.
Đến thời điểm hiện tại, công trình đã được thi công hoàn thành toàn bộ 326 cọc khoan nhồi, 185 mét tường Barrette kết hợp cọc khoan nhồi hạ lưu đập tràn. Thi công hoàn thành 91 trên 178 mét bê tông bịt đáy móng. Đập tràn đã thi công hoàn thành bản đáy và thân đập tràn với cao độ từ 0,5 đến 2,5 mét của 3 block trên 5 block đập. Hạng mục cống xả cát và hạng mục cống lấy nước đã thi công cơ bản hoàn thành, nối tiếp kênh dẫn với hạ lưu, thượng lưu cống để kịp thời dẫn nước tưới vụ Đông Xuân 2021.
Đường tránh ngập 559B và phạm vi lòng hồ bị ngập nước đã thông báo đến nhân dân việc thu hồi đất, triển khai kiểm đếm cơ bản hoàn thành phía bờ Bắc, đang triển khai lên kế hoạch kiểm đếm phía bờ Nam, xác định nguồn gốc đất, áp giá, công khai trình thẩm định, phê duyệt phương án đền bù hỗ trợ đợt 1 phía bờ Bắc. Ban Quản lý Dự án sẽ chỉ đạo và phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng lập lại tiến độ thi công theo các mốc chặn dòng đã phê duyệt, đồng thời yêu cầu bố trí, tăng cường thêm nhân lực, thiết bị để thi công đảm bảo các mốc tiến độ. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, phải tập trung thực hiện, đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để đáp ứng các mốc chặn dòng, tích nước theo kế hoạch.
Dẫn chúng tôi tham quan công trường, ông Đinh Anh Nam - Giám sát trưởng Dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan, cho biết: Theo tiến độ thi công của dự án phải cơ bản hoàn thành trước mùa lũ chính vụ năm 2021 nên ngay sau những ngày nghỉ tết nguyên đán. Nhà thầu thi công đã tập trung nhân lực, máy móc thiết bị ra quân với khí thế khẩn trương, tích cực. Ông cho biết thêm, trong công tác thi công móng cọc nhồi đã thi công hoàn thành vượt tiến độ 200%, hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang duy trì và tăng cường thi công 3 ca, 4 kíp để đảm bảo tiến độ.
Trên công trường, đơn vị nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thi công liên tục cả ngày và đêm. Các công nhân đang tập trung tiếp tục thi công phần thân đập tràn và thực hiện chặn dòng đợt 2 năm thứ 2. Các hạng mục lắp đặt thiết bị cơ khí, quan trắc đang được tiến hành theo đúng tiến độ.
 Là người thường xuyên túc trực trên công trường từ những ngày đầu khởi công xây dựng đến nay, ông Hoàng Văn Thái, Cán bộ kỹ thuật tập đoàn Sơn Hải, nói: Ngày từ đầu xuân năm mới, đơn vị thi công đã triển khai sớm với tinh thần trách nhiệm cao nhất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình. Tình thần lao động của anh em công nhân rất phấn khởi.
Ông Đặng Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Bình khẳng định: Công trình được xác định thi công trong 2 năm 2020 và 2021, đến nay đã đạt 50% khối lượng công việc. Phần khó khăn, phức tạp về kỹ thuật là phần nền móng đã hoàn thành. Hiện nay để đảm bảo tiến độ nắn dòng năm 2 vào tháng 3 và tích nước vào đầu mùa lũ để cuối năm 2021 sẽ tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng, Sở NN&PTNT đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án và nhà thầu tăng cường thiết bị nhân công để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng.
Năm 2021 là năm quyết định cho việc bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ. Theo kế hoạch, sẽ tiếp tục thi công bê tông tất cả các hạng mục công trình: đập tràn xả lũ, cống đáy kết hợp xả cát, đập bê tông, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công, giải phóng mặt bằng vùng tích nước phía thượng nguồn... đáp ứng mục tiêu hoàn thành công trình đập tràn vào tháng 10 và hoàn tất các hạng mục của Dự án vào cuối năm 2021.
Một số hình ảnh trên công trường những ngày đầu xuân 2021:
Đập tràn nhìn từ phía thượng nguồn và hạ nguồn
CD 2
CD 3
Phần thân đập đang thi công
CD 4
CD 5
Như những nốt nhạc sôi động trên khuông kẻ mùa xuân
CD 6
CD 7
Thượng nguồn đập Rào Nan - dòng nước trong xanh, ngọt mát
CD 12
 

Tác giả bài viết: Dương Sơn - Phú Cường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây